Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

TCBC tình hình thực hiện SXKD – ĐTXD tháng 8/2025 và nhiệm vụ công tác tháng 9/2025

Thông cáo báo chí



 
Cần Thơ, ngày 10 tháng 9 năm 2025

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 8/2025
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2025
------------------------

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 8/2025:
1. Sản lưng đin sn xut tháng 8/2025:
Toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.607,98 tr.kWh, đạt 127,75% kế hoạch tháng, tăng 22,13% so với cùng kỳ 2024.
Trong tháng 08 tháng đầu năm, toàn EVNGENCO2 thực hiện được 10.589,50 tr.kWh, đạt 98,03% kế hoạch 08 tháng, đạt 66,57% kế hoạch năm, giảm 3,20% so với cùng kỳ 2024.
Nhìn chung, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO).

2. Tình hình triển khai các dự án:
- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô BHoàn tất phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu EPC tại quyết định số 293/QĐ-EVNGENCO2 ngày 23/08/2025. Hiện Công ty NĐCT đã phối hợp với Nhà thầu tổ chức hoàn thiện hợp đồng thực hiện thủ tục ký kết vào ngày 05/09/2025 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
- Dự án “Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ”Hiện Tổng công ty đang thẩm định KHLCNT và đề cương, dự toán, điều khoản tham chiếu gói thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu EPC.
- Các dự án điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1:
  + Tổng công ty đã hoàn tất ký kết hợp đồng EPC các dự án vào ngày 28/08/2025, hiện Ban ASB2 đang phối hợp với các Nhà thầu rà soát hoàn tất các điều kiện để hợp đồng EPC có hiệu lực làm cơ sở triển khai tiếp theo.
  + Tổng công ty đang triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý với Sở Tài Chính tại địa phương kiến nghị UBND các tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Quảng Trị đồng ý gia hạn tiến độ thực hiện các dự án phù hợp thực tế làm cơ sở triển khai tiếp theo.
-  Các dự án Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số:
  + Các Dự án “Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập” và Dự án “Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104”: Thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành.
  + Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: Hoàn tất ký kết hợp đồng ngày 11/07/2025 và Nhà thầu đang triển khai thi công từ ngày 14/08/2025. Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 (ASB2) đã hoàn tất lập và trình Tổng công ty TKBVTC.
  + Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: Hoàn tất phê duyệt KHLCNT đấu thầu tập trung tại quyết định ban hành ngày 22/08/2025, hiện Ban ASB2 đang lập HSMT theo quy định hiện hành.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 9/2025
1. Về sản xuất điện:
Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 9/2025 là 1.257,51 tr.kWh, Tổng công ty sẽ yêu cầu các Đơn vị tập trung thực hiện các công tác sau:
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, không để xảy ra sự cố chủ quan, đảm bảo độ khả dụng cao các tổ máy;
- Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng dự phòng cho tình huống bất thường, đáp ứng yêu cầu huy động của NSMO. Trên cơ sở kế hoạch vận hành hệ thống điện, thị trường điện chủ động cập nhật nhu cầu huy động để điều chỉnh kế hoạch cung cấp nhiên liệu kịp thời, linh hoạt đảm bảo sản xuất điện theo nhu cầu của hệ thống.
- Tập trung nguồn lực thực hiện công tác sửa chữa đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa đồng thời kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lịch sửa chữa phù hợp thực tế vận hành.
- Các Đơn vị thủy điện: Vận hành đúng quy trình hồ chứa và liên hồ được phê duyệt; phối hợp tốt với các địa phương để điều tiết nước, vận hành linh hoạt, hiệu quả.

2. Về các dự án:
- Hoàn tất các điều kiện để hợp đồng EPC có hiệu lực đối với các dự án Điện gió và dự án “Chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B”.
- Hoàn tất phê duyệt KHLCNT, tổ chức LCNT “Rà phá bom Mìn” và tư vấn “Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu EPC” dự án Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ.
- Tổ chức thi công dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2” theo hợp đồng ký kết.
- Lập HSMT đấu thầu tập trung dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 đường Lê Hồng Phong, phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây