Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

Thông cáo báo chí của Tổng công ty Phát điện 2

EVNGENCO2 ngang
 
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 6/2021
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7/2021
------------------------
A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 6 VÀ 06 THÁNG ĐẦU NĂM
  • Sản lượng điện sản xuất Tháng 6/2021: toàn EVNGENCO 2 thực hiện được 1.448,18 tr.kWh, đạt 94,26% kế hoạch tháng, giảm 5,12% so với cùng kỳ 2020. Trong đó: Khối thủy điện thực hiện được 290,92 tr.kWh, đạt 83,67% kế hoạch tháng, tăng 22,45% so với cùng kỳ 2020; Khối nhiệt điện than thực hiện được 1.151,81 tr.kWh, đạt 96,90% kế hoạch tháng, giảm 10,62% so với cùng kỳ năm 2020; Điện mặt trời Thác Mơ thực hiện được 5,45 tr.kWh và Khối nhiệt điện dầu ngừng dự phòng.
  • Trong 06 tháng đầu năm 2021, các Đơn vị thủy điện đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn và tin cậy; thực hiện đúng quy định quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của A0, đảm bảo mục tiêu cấp nước hạ du với sản lượng điện phát trong 06 tháng đầu năm 2021 của Khối thủy điện đạt xấp xỉ kế hoạch được giao (99,66%). Riêng khối Nhiệt điện chạy than phát thấp hơn kế hoạch là do điều kiện thủy văn thuận lợi, hệ thống khai thác điều tiết thủy điện và các nguồn năng lượng tái tạo nên sản lượng phát của khối thấp hơn 9,65% kế hoạch.
  • Từ cuối tháng 4/2021 đã xuất hiện nhiều ổ dịch COVID-19 mới ở nhiều tỉnh/ thành phố, số trường hợp nhiễm dịch trong cộng đồng tăng nhanh, diễn biến rất phức tạp, khó lường và có nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, liên tục của các tổ máy, Tổng công ty Phát điện 2 đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện gấp các biện pháp cấp bách, ứng phó với diễn biến phức tạp của đợt dịch bệnh COVID-19 mới. Các đơn vị đã lập và triển khai phương án ăn/ở tập trung cho các CBCNV trực vận hành, sẵn sàng kích hoạt ngay khi tỉnh/thành phố có ca bệnh COVID-19 dương tính trong cộng đồng. Các biện pháp như trên được duy trì thực hiện cho đến khi có thông báo mới của EVNGENCO 2....
B. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư đã tiến hành nghiệm thu tích nước vào ngày 29/4/2021 và bắt đầu quá trình tích nước từ ngày 06/5/2021. Hiện đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình.
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Đã hoàn tất ký kết các hợp đồng tư vấn lập và thẩm tra BCNCKT của Dự án. Đơn vị tư vấn lập BCNCKT đã lập kế hoạch khảo sát thực tế tại hiện trường, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên công tác này tạm hoãn cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định hơn.
  • Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Triển khai các thủ tục để thực hiện công tác GPMB (đợt 2).
  • Điện gió Hướng Phùng 1: Tiến hành công tác đền bù, GPMB tại các vị trí tuabin gió theo hồ sơ TKCS và tại các vị trí của hạng mục đường dây 110 kV, TBA 22/110 kV theo TKBVTC đã được duyệt. Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục phụ phục vụ thi công và thực hiện công tác GPMB của hạng mục phụ.
 C. CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA
Tổng công ty Phát điện 2 đã chính thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ sang công ty cổ phần từ ngày 01/7/2021 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800590430 (đăng ký thay đổi lần thứ 10) do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 01/7/2021.

D. KẾ HOẠCH THÁNG 7
1. Về sản xuất điện
  • Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong Tháng 7 (theo Bộ Công Thương) ở mức 1.228 tr.kWh, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy theo huy động của điều độ Quốc gia, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện); Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia; Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa lớn nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa; Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được EVN giao.
  • Tiếp tục thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh.
2. Về các dự án nguồn
  • Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Tiếp tục triển khai công tác GPMB (đợt 2).
  • Dự án Điện gió Hướng Phùng 1: Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục phụ. Tiếp tục triển khai công tác GPMB tại các vị trí móng trụ tuabin gió và hạng mục đường dây đấu nối 110 Kv, TBA 22/110 kV.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Tiến hành nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Phát hành HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, lập TKBVTC hạng mục Đường vận hành (giai đoạn 2).
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để triển khai công tác khảo sát, lập BCNCKT của Dự án theo hợp đồng đã ký kết.
3. Công tác cổ phần hóa
  • Hoàn tất đăng ký thông tin với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch UpCOM.
  • Lập Báo cáo tài chính tại thời điểm EVNGENCO2 - CTCP được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, chuẩn bị các thủ tục để thực hiện quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán chi phí cổ phần hóa theo quy định.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây