Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

Thông cáo báo chí của Tổng công ty Phát điện 2

Logo ngang
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 8/2021
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2021
------------------------
 
A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 8 VÀ 08 THÁNG ĐẦU NĂM
  • Sản lượng điện sản xuất Tháng 8/2021: toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.360,50 tr.kWh, đạt 121,68% kế hoạch tháng, tăng 8,59% so với cùng kỳ 2020.
  • Trong 08 tháng đầu năm 2021, các Đơn vị thủy điện đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn và tin cậy; thực hiện đúng quy định quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của A0, đảm bảo mục tiêu cấp nước hạ du với sản lượng điện phát trong 08 tháng đầu năm 2021 của Khối thủy điện đạt 92,94% kế hoạch được giao. Đối với Khối Nhiệt điện chạy than thực hiện đạt 96,88% kế hoạch, riêng trong tháng 8 do nắng nóng trên diện rộng nên phụ tải tăng cao ở khu vực miền Bắc, khối nhiệt điện than được huy động phát tăng 44,98% so với kế hoạch tháng 8 được giao.
  • Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO2 đã khẩn trương triển khai, yêu cầu các Đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện hiệu quả các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của EVN nhằm đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn Tổng công ty không có các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm dịch bệnh. Khối sản xuất của các Đơn vị phát điện vẫn tiếp tục áp dụng phương án “3 tại chỗ” để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh (trừ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Phả Lại).
B. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đã được Hội đồng cấp cơ sở hoàn tất nghiệm thu vào ngày 30/06/2021. Hiện nay, công trình đã đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu cấp Chủ đầu tư nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên EVNGENCO2 đang xem xét phương án triển khai phù hợp.
  • Thủy điện Sông Bung 2: dự án đã được EVN phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (giai đoạn 1) vào ngày 30/07/2021.
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Đã hoàn tất ký kết các hợp đồng tư vấn lập và thẩm tra BCNCKT của Dự án. Đơn vị tư vấn lập BCNCKT đã lập kế hoạch khảo sát thực tế tại hiện trường, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên công tác này tạm hoãn cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định.
  • Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Hiện đang phối hợp với Tư vấn tổ chức đo vẽ tại thực địa phục vụ công tác cắm mốc, đo đạc, giải thửa.
  • Điện gió Hướng Phùng 1: Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đền bù, GPMB các hạng mục TBA 22/110KV, đường dây 110KV (đợt 1), tuyến đường vận hành (đợt 2) và tổ chức đo đạc giải thửa, quy chủ xác lập hồ sơ phục vụ công tác thu hồi đất tại các vị trí Tuabin; Thi công hạng mục Đường TCVH, Cấp điện thi công theo hợp đồng đã ký kết.
C. CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA
  • Công tác lập báo cáo tài chính tại thời điểm CTCP được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu: Hiện EVNGENCO2 đã hoàn tất công tác lập BCTC, đang chuẩn bị thực hiện quyết toán thuế và kiểm toán BCTC (sau khi hoàn tất công tác lựa chọn Tư vấn kiểm toán).
  • Công tác đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch UpCOM: EVNGENCO2 đã hoàn tất nộp hồ sơ đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX), hiện đang tiếp tục làm việc với VSD và HNX để sớm hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động.
D. KẾ HOẠCH THÁNG 9
1. Về sản xuất điện
  • Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong Tháng 9 (theo Bộ Công Thương) ở mức 982 tr.kWh, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện); chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa lớn nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa; theo dõi tình hình mưa bão và chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được EVN giao.
  • Tiếp tục thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh.
2. Về các dự án nguồn
  • Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai công tác GPMB (đợt 2).
  • Dự án Điện gió Hướng Phùng 1: Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục phụ. Tiếp tục triển khai công tác GPMB tại các vị trí móng trụ tuabin gió và hạng mục đường dây đấu nối 110 kV, TBA 22/110 kV.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai nghiệm thu Cấp Chủ đầu tư. Hoàn tất LCNT gói thầu “Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC, lập HSMT” hạng mục Đường vận hành (giai đoạn 2).
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai công tác khảo sát, lập BCNCKT của Dự án theo hợp đồng đã ký kết.
3. Công tác cổ phần hóa
        Tiếp tục làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) để sớm hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch UpCOM./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây