Thông cáo báo chí của Tổng công ty Phát điện 2

Logo ngang

Cần Thơ, ngày 07 tháng 10 năm 2021
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 9/2021
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10/2021
------------------------
A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM
  • Sản lượng điện sản xuất Tháng 9/2021: toàn EVNGENCO2 thực hin được 1.332,86 tr.kWh, đạt 135,80% kế hoch tháng, gim 2,16% so vi cùng kỳ 2020.
  • Trong tháng 9 đã xuất hiện các cơn bão gây mưa lớn trên diện rộng trong khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi nên các hồ thủy điện của Tổng công ty nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão có lưu lượng nước về tốt hơn trung bình nhiều năm. Sản lượng phát của khối thủy điện tăng 14,62% so với kế hoạch tháng, đạt 96,27% kế hoạch 09 tháng được giao. Đối với Khối Nhiệt điện chạy than do ảnh hưởng của nắng nóng ở khu vực Miền Bắc vào đầu tháng 9 nên được huy động phát tăng 53,62% kế hoạch tháng và đạt 100,51% kế hoạch 09 tháng được giao. Nhìn chung, các Đơn vị đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn và tin cậy; bám sát phương thức vận hành của A0; thực hiện điều tiết hồ chứa thủy điện theo đúng quy trình, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tại địa phương.
  • Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO2 đã khẩn trương triển khai, yêu cầu các Đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện hiệu quả các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của EVN nhằm đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty. Hiện nay, hầu hết khối sản xuất của các Đơn vị phát điện đã áp dụng phương án 3 tại chỗ để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh (trừ nhiệt điện Hải Phòng và Phả Lại).
B. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN
  • Thủy điện Sông Bung 2: dự án đã được EVN phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (giai đoạn 1) vào ngày 30/07/2021.
  • Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai công tác giải phóng mặt bằng (đợt 2) và phối hợp với Tư vấn hiệu chỉnh hồ sơ mời thầu EPC.
  • Điện gió Hướng Phùng 1: Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng các hạng mục trạm biến áp 22/110 kV, đường dây 110 kV (đợt 1), tuyến đường vận hành; thi công hạng mục Đường thi công vận hành, cấp điện thi công theo hợp đồng đã ký kết.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đã được Hội đồng cấp cơ sở hoàn tất nghiệm thu vào ngày 30/06/2021. Hiện nay, công trình đã đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu cấp Chủ đầu tư nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên EVNGENCO2 đang xem xét phương án triển khai phù hợp. Hiện đang triển khai công tác khảo sát, lập TKBVTC, lập HSMT gói thầu thi công hạng mục Đường vận hành (GĐ2) đồng thời phối hợp với Tư vấn thực hiện quyết toán theo quy định.
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Đã hoàn tất ký kết các hợp đồng tư vấn lập và thẩm tra BCNCKT của Dự án. Đơn vị tư vấn lập BCNCKT đã lập kế hoạch khảo sát thực tế tại hiện trường, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên công tác này tạm hoãn cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định.
C. CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA
  • Công tác lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu: Hiện EVNGENCO2 đã hoàn tất công tác lập báo cáo tài chính, đang chuẩn bị thực hiện quyết toán thuế (sau khi các địa phương hết thời hạn thực hiện giãn cách xã hội) và kiểm toán BCTC (sau khi hoàn tất công tác lựa chọn Tư vấn kiểm toán).
  • Công tác đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch UpCOM: EVNGENCO2 đã hoàn tất lưu ký và niêm yết UpCOM đối với số cổ phần trúng đấu giá IPO trong vòng 89 ngày, hoàn thành nhiệm vụ thực hiện đăng ký, lưu ký cổ phần trúng đấu giá tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch UpCOM, đáp ứng các quy định cổ phần hóa. Đối với số cổ phần ưu đãi bán cho người lao động do hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
D. KẾ HOẠCH THÁNG 10

1. Về sản xuất điện

  • Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong Tháng 10 (theo Bộ Công Thương) ở mức 1.549 tr.kWh, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện); chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa lớn nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa; theo dõi tình hình mưa bão và chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được EVN giao.
  • Tiếp tục thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh.
2. Về các dự án nguồn
  • Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai công tác GPMB (đợt 2) và hiệu chỉnh HSMT EPC.
  • Dự án Điện gió Hướng Phùng 1: Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục phụ; triển khai công tác GPMB tại các vị trí móng trụ tuabin gió và các hạng mục TBA 22/110 kV, đường dây 110 kV, tuyến đường vận hành và và hiệu chỉnh HSMT EPC.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để tổ chức công tác nghiệm thu hoàn thành cấp Chủ đầu tư phù hợp. Tiếp tục thực hiện khảo sát, lập TKBVTC, lập HSMT gói thầu thi công hạng mục Đường vận hành (GĐ2) đồng thời thực hiện quyết toán công trình theo quy định.
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai công tác khảo sát, lập BCNCKT của Dự án theo hợp đồng đã ký kết.
3. Công tác cổ phần hóa
Tiếp tục liên hệ và phối hợp làm việc với cơ quan thuế tại các địa phương để thực hiện công tác quyết toán thuế theo BCTC tại thời điểm CTCP được cấp giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.