Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

Thông cáo báo chí tình hình thực hiện SXKD – ĐTXD tháng 11/2024 và nhiệm vụ công tác tháng 12/2024

Cần Thơ, ngày 10 tháng 12 năm 2024

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 11/2024
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2024
------------------------

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 11/2024:
1. Sản lưng đin sn xut tháng 11/2024:
Toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.448,78 tr.kWh, đạt 108,72% kế hoạch tháng, giảm 0,04% so với cùng kỳ 2023.
Trong 11 tháng đầu năm 2024, toàn EVNGENCO2 thực hiện được 15.105,88 tr.kWh, đạt 102,71% kế hoạch 11 tháng, đạt 92,87% kế hoạch năm, tăng 4,79% so với cùng kỳ 2023.
Nhìn chung, trong tháng 11 tháng đầu năm 2024, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của của Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia (NSMO).

2. Tình hình triển khai các dự án:
- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Hợp đồng bán khí Lô B NMNĐ Ô Môn I đã được EVNGENCO2 và PVN đã ký kết hợp đồng vào ngày 28/03/2024. Chủ trương đầu tư dự án đã được HĐQT EVNGENCO2 thông qua vào ngày 10/07/2024. Trên cơ sở nội dung thẩm định FS của Bộ Công Thương và ý kiến của Bộ TN&MT về các nội dung liên quan đến môi trường, Tổng công ty đã hoàn tất phê duyệt dự án đầu tư vào ngày 16/11/2024.
- Các dự án điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1:
 + Tổng công ty đang xây dựng phương án triển khai các dự án và chuẩn bị báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung dự án điện gió Hướng Phùng 1 vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII theo chỉ đạo của EVN.
 + Trên cơ sở các văn bản thẩm định tiến độ của Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị, Tổng công ty đang tiếp tục làm việc với các tỉnh để được chấp thuận gia hạn tiến độ chủ trương đầu tư/Nhà đầu tư, đảm bảo dự án không bị thu hồi.
- Các dự án Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số:
 + Các Dự án Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập và Dự án Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104: Thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành và quyết toán dự án theo quy định;
 + Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: Chủ trương đầu tư đã được Tổng công ty Phát điện 2 quyết định phê duyệt vào ngày 26/8/2024, hiện đang tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định.
 + Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: Chủ trương đầu tư đã được Tổng công ty Phát điện 2 quyết định phê duyệt vào ngày 26/8/2024, hiện đang đang thực hiện các thủ tục LCNT tư vấn lập FS theo quy định.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 12/2024
1. Về sản xuất điện:
Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 12 ở mức 1.558,58 tr.kWh Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, không để xảy ra sự cố chủ quan, đảm bảo độ khả dụng cao các tổ máy. Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng dự phòng cho tình huống bất thường, đáp ứng yêu cầu huy động của NSMO. Trên cơ sở kế hoạch vận hành hệ thống điện, thị trường điện chủ động cập nhật nhu cầu huy động tháng cuối năm để điều chỉnh kế hoạch cung cấp nhiên liệu kịp thời, linh hoạt đảm bảo sản xuất điện theo nhu cầu của hệ thống. Chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án vận hành, dự phòng nhiên liệu cho các tình huống bất lợi. Tập trung nguồn lực thực hiện công tác sửa chữa đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa đồng thời kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lịch sửa chữa phù hợp thực tế vận hành. Các Đơn vị thủy điện: Tập trung vận hành các hồ chứa an toàn, khai thác tối ưu nguồn nước và theo dõi, bám sát dự báo tình hình thủy văn để có phương án tích nước nhằm đảm bảo mục tiêu cung ứng điện cho mùa khô năm 2025. Rà soát, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, các mốc cảnh báo ngập lụt; phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa, lũ và xử lý tình huống ảnh hưởng đến an toàn cho vùng hạ du cũng như an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện; thông tin kịp thời trước khi điều tiết xả lũ để đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

2. Về các dự án:
- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: ”: Thực hiện các thủ tục phê duyệt KHLCNT theo quy định.
- Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Tiếp tục triển khai các dự án theo chỉ đạo của EVN tại văn bản ngày 06/08/2024.
- Dự án Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ: Tiếp tục các thủ tục lựa chọn Tư vấn lập BCNCKT.
- Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: Tổ chức thẩm tra, phê duyệt FS theo quy định.
- Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: tổ chức thẩm tra, phê duyệt FS theo quy định.
- Dự án “Giải pháp và Công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì Nhà máy điện của TĐAK”: Tiếp tục xem xét chủ trương đầu tư của dự án.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây