Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

Thông cáo báo chí tình hình thực hiện SXKD – ĐTXD tháng 3/2025 và nhiệm vụ công tác tháng 4/2025

Cần Thơ, ngày 09 tháng 4 năm 2025

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 3/2025
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2025
------------------------

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 3/2025:
1. Sản lưng đin sn xut tháng 3/2025:
Toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.345,61 tr.kWh, đạt 95% kế hoạch tháng, giảm 5,19% so với cùng kỳ 2024.
Trong 03 tháng đầu năm, toàn EVNGENCO2 thực hiện được được 3.440,43 tr.kWh, đạt 93,07% kế hoạch quý, giảm 10,09% so với cùng kỳ 2024..
Nhìn chung, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của của Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia (NSMO).

2. Tình hình triển khai các dự án:

- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B:
 + Hợp đồng bán khí Lô B NMNĐ Ô Môn I đã được EVNGENCO2 và PVN đã ký kết hợp đồng vào ngày 28/03/2024. Chủ trương đầu tư dự án đã được HĐQT EVNGENCO2 thông qua vào ngày 10/07/2024.
 + Hồ sơ mời thầu (HSMT) EPC đã được phát hành từ ngày 28/12/2024 và dự kiến thời gian mở thầu vào ngày 18/04/2025.
 + Đã hoàn tất phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu Tư vấn kỹ thuật vào ngày 27/03/2025 và hoàn tất mở thầu tài chính vào ngày 28/03/2025. Hiện Ban AOM đã tổ chức đánh giá thầu theo quy định.
- Dự án “Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ”:
 + Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 (Ban ASB2) đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu (LCNT) khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) và Tư vấn thẩm tra FS. Ban ASB2 đã bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu khảo sát vào ngày 25/02/2025.
 + Hoàn tất LCNT và ký kết hợp đồng với Nhà thầu lập BCNCKT vào ngày 20/03/2025.

- Các dự án điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1:
 +Ngày 27/03/2025, HĐQT Tổng công ty đã có các quyết định số 31/QĐ-HĐQT phê duyệt KHLCNT điều chỉnh dự án NMĐG Hướng Phùng 1 và quyết định số 32/QĐ-HĐQT phê duyệt KHLCNT điều chỉnh dự án NMĐG Công Hải 1 giai đoạn 2;
 + Dự án NMĐG Hướng Phùng 1 đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận điều chỉnh tiến độ đầu tư tại quyết định ngày 03/01/2025;
 + Sở KHĐT tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ dự án NMĐG Công Hải 1 giai đoạn 2 đến tháng 01/2027. Hiện Ban ASB2 đang tiếp tục bám sát UBND tỉnh Ninh Thuận để được chấp thuận thông qua.

-  Các dự án Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số:
  • Các Dự án “Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập” và Dự án “Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104”: Thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành.
  • Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: Trên cơ sở KHLCNT được Tổng công ty phê duyệt ngày 14/03/2025 và văn bản giao nhiệm vụ ngày 27/03/2025, Ban ASB2 đang tổ chức lập và phê duyệt HSMT các gói thầu để triển khai bước tiếp theo.
  • Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: Hiện Tổng công ty đang thẩm định KHLCNT tổng thể.
  • Dự án “Giải pháp và Công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì Nhà máy điện của TĐAK”: Hiện Tổng công ty đang thẩm định chủ trương đầu tư được Đơn vị trình tại văn bản số 448/TTr-TĐAK ngày 13/03/2025.
II. KẾ HOẠCH THÁNG 4/2025
1. Về sản xuất điện:

Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 4/2025 là 1.411,64 tr.kWh, Tổng công ty sẽ yêu cầu các Đơn vị tập trung thực hiện các công tác sau:
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, không để xảy ra sự cố chủ quan, đảm bảo độ khả dụng cao các tổ máy;
- Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng dự phòng cho tình huống bất thường, đáp ứng yêu cầu huy động của NSMO. Trên cơ sở kế hoạch vận hành hệ thống điện, thị trường điện chủ động cập nhật nhu cầu huy động các tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch cung cấp nhiên liệu kịp thời, linh hoạt đảm bảo sản xuất điện theo nhu cầu của hệ thống.
- Tập trung nguồn lực thực hiện công tác sửa chữa đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa đồng thời kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lịch sửa chữa phù hợp thực tế vận hành.
- Các Đơn vị thủy điện: Vận hành đúng quy trình hồ chứa và liên hồ được phê duyệt; phối hợp tốt với các địa phương để điều tiết nước, vận hành linh hoạt, hiệu quả.

2. Về các dự án:
- Dự án “Chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B”: Hoàn tất LCNT và ký kết HĐ Tư vấn kỹ thuật; Hoàn tất đóng thầu và tổ chức đánh giá HSDT EPC;
- Dự án Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ: Hoàn tất công tác khảo sát lập BCNCKT; Triển khai thực hiện hợp đồng Tư vấn lập BCNCKT của dự án.
- Các dự án NMĐG Điện gió CH1 GĐ2 và HP1: Tổ chức lập và phê duyệt HSMT các gói thầu.
- Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”: Tổ chức lập và phê duyệt HSMT các gói thầu.
- Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2”: Hoàn tất phê duyệt KHLCNT tổng thể làm cơ sở lập và trình phê duyệt KHLCNT.
- Dự án “Giải pháp và Công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì Nhà máy điện của TĐAK”: Tiếp tục xem xét chủ trương đầu tư của dự án.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây