Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

Thông cáo báo chí tình hình thực hiện SXKD – ĐTXD tháng 6/2024 và nhiệm vụ công tác tháng 7/2024

Cần Thơ, ngày 09 tháng 7 năm 2024
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 6/2024
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7/2024
------------------------
 
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 6/2024:
1. Sản lưng đin sn xut tháng 6/2024:
Toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.453 tr.kWh, đạt 95,60% kế hoạch tháng, tăng 5,36% so với cùng kỳ 2023.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn EVNGENCO2 thực hiện được 8.327,23 tr.kWh, đạt 102,91% kế hoạch 06 tháng, đạt 51,19% kế hoạch năm, tăng 13,97% so với cùng kỳ 2023.
Nhìn chung, trong tháng 6 tháng đầu năm 2024, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của A0.

2. Tình hình triển khai các dự án nguồn điện:
- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Hợp đồng bán khí Lô B NMNĐ Ô Môn I đã được EVNGENCO2 và PVN đã ký kết hợp đồng vào ngày 28/03/2024. Hiện Tổng công ty đang rà soát, hiệu chỉnh chủ trương đầu tư theo các chỉ đạo của EVN, đồng thời thực hiện các thủ tục phê duyệt theo quy định.
- Các điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1: Tổng công ty đã có văn bản kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho phép tiếp tục triển khai các dự án. Tổng công ty hiện đang tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Quảng Trị đồng ý gia hạn tiến độ và thời gian thực hiện đối với các dự án, đồng thời thực hiện thủ tục hiệu chỉnh, bổ sung các dự án vào Kế hoạch Quy hoạch Điện VIII làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
- Dự án “Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ”: Chủ trương đầu tư dự án đã được EVNGENCO2 phê duyệt. Ngày 09/7/2024, Quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế kiến trúc đã được phê duyệt tại quyết định số 211/QĐ-EVNGENCO2.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 7/2024
1. Về sản xuất điện:
Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 7 ở mức 1.274 tr.kWh Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, không để xảy ra sự cố chủ quan, đảm bảo độ khả dụng cao các tổ máy. Đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện than cần tập trung rà soát tình trạng thiết bị, những tồn tại khiếm khuyết của dây chuyền; rút kinh nghiệm từ các sự cố đã xảy ra, lập kế hoạch sửa chữa, xử lý triệt để ngăn ngừa sự cố và đảm bảo vận hành an toàn tin cậy trong thời gian tiếp theo. Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng dự phòng cho tình huống bất thường, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia, đặc biệt trong mùa khô 2024. Chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án vận hành, dự phòng nhiên liệu cho các tình huống bất lợi; Đối với các Đơn vị nhiệt điện than, chủ động phối hợp với A0 nắm rõ kế hoạch vận hành tháng 7 và các tháng còn lại của năm 2024 để trao đổi với nhà cung cấp điều chỉnh kế hoạch cung cấp than phù hợp. Tập trung nguồn lực thực hiện công tác sửa chữa đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa. Các Đơn vị thủy điện: căn cứ tình hình thực tế và dự báo về nguồn nước, lập kế hoạch khai thác vận hành hiệu quả và đảm bảo cấp nước hạ du. Đồng thời, tăng cường theo dõi tình hình mưa bão và chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, đảm bảo mực nước cho phép theo quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2024.
Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

2. Về các dự án nguồn:
- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Hoàn tất trình HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư làm cơ sở triển khai tiếp theo.
- Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Làm việc EVN cho phép triển khai các dự án; Làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Quảng Trị đồng ý gia hạn tiến độ và thời gian thực hiện đối với các dự án; Thực hiện thủ tục hiệu chỉnh, bổ sung các dự án vào Kế hoạch Quy hoạch Điện VIII làm cơ sở triển khai tiếp theo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây