Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

Thông cáo báo chí tình hình thực hiện SXKD và ĐTXD tháng 11/2021 và kế hoạch tháng 12/2021 của EVNGENCO2

Cần Thơ, ngày 08 tháng 12 năm 2021
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 11/2021
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2021
------------------------
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 1111 THÁNG ĐẦU NĂM
  • Sản lượng điện sản xuất tháng 11/2021: toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.141,16 tr.kWh, đạt 73,14% kế hoạch tháng, giảm 27,11% so với cùng kỳ 2020. Lũy kế trong 11 tháng đầu năm 2021, toàn EVNGENCO2 thực hiện được 13.734,52 tr.kWh, đạt 96,40% kế hoạch 11 tháng, đạt 86,68% kế hoạch năm, giảm 12,68% so với cùng kỳ 2020.
  • nh hình a lớn vn tiếp tc xut hiện trong tháng 11 và tp trung ở khu vực Nam Trung Bnên các hthy đin ca Tổng công ty nằm trong khu vc chu nh hưởng có u lưng nưc về tt vi sn lượng phát ca khi thy đt 107,03% kế hoch 11 tháng được giao. Đi vi Khối Nhiệt đin chy than đưc huy động linh hot đđảm bảo mc tiêu ch nưc các hthủy điện min Bc vi sn lượng phát đạt 91,67% kế hoch 11 tháng đưc giao. Nhìn chung, các Đơn vị đm bo các tmáy vn nh an toàn và tin cậy; bám sát pơng thc vn nh của A0; thc hin điều tiết lũ theo đúng quy trình, chp hành nghiêm túc chđo ca Ban Chhuy PCTT&TKCN ti đa phương.
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN
  • Thủy điện Sông Bung 2: dự án đã được EVN phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (giai đoạn 1) vào ngày 30/07/2021. Đang tiếp tục lập báo cáo quyết toán hoàn thành phần còn lại.
  • Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai công tác giải phóng mặt bằng (đợt 2) và phối hợp với Tư vấn hiệu chỉnh hồ sơ mời thầu EPC.
  • Điện gió Hướng Phùng 1: Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng các hạng mục trạm biến áp 22/110 kV, đường dây 110 kV, tuyến đường vận hành; thi công hạng mục Đường thi công vận hành, cấp điện thi công theo hợp đồng đã ký kết.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đã được Hội đồng cấp Chủ đầu tư hoàn tất nghiệm thu vào ngày 25/07/2021. Hiện đang thực hiện thẩm tra TKBVTC-DT hạng mục Đường vận hành (giai đoạn 2) đồng thời phối hợp với Tư vấn thực hiện quyết toán theo quy định.
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Đã hoàn tất ký kết các hợp đồng tư vấn lập và thẩm tra BCNCKT của Dự án. Hiện Tư vấn đã hoàn tất công tác khảo sát và đang triển khai lập FS theo hợp đồng đã ký kết.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC
   1.  Công tác cổ phn hóa
  • Công tác lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu: Hiện EVNGENCO2 đã hoàn tất công tác lập báo cáo tài chính. Đi vi việc quyết toán thuế, hiện tất cả các Đơn vhạch toán phụ thuộc ca EVNGENCO2 đã hoàn tất công tác quyết toán thuế và các Cc thuế đa phương cũng đã có Biên bn kiểm tra kết lun công tác kim tra thuế tại các đơn vđều không có tn ti, vưng mắc.
  • Gói thầu TV-03 “Tư vn kiểm toán tại thi điểm chính thc chuyển thành CTCP”: Đã hoàn tất đánh giá các E-HSĐXTC và phê duyệt danh sách xếp hng nhà thu. Hiện đang chun bị thương tho hp đng.
   2. Công tác png chng dịch bệnh COVID-19
  • Thc hin theo chđạo ca Chính phủ và Tập đoàn Điện lc Việt Nam, EVNGENCO 2 đã khn trương triển khai, yêu cầu các Đơn vthành viên nghiêm c thc hin các công tác phòng chống dch bnh Covid-19 trên tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt và kim soát hiệu qudch Covid-19nhm đm bảo công tác sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty.
  • y vào tình nh dịch bnh ti mi địa phương, c Đơn vthành viên ca EVNGENCO2 sbtrí thc hin 3 ti chỗđduy trì hot đng sn xut kinh doanh ca Đơn vn đnh, hiu quvà đm bo c ch tiêu theo kế hoch đra.
  • Về công tác tiêm nga, toàn Tổng công ty có 3.012 CBCNV đã tiêm vaccine mũi 1 đạt 99,47% và 2.985 CBCNV đã tiêm vaccine mũi 2 đạt 98,58%.
IV. KẾ HOẠCH THÁNG 12
   1. Về sản xuất điện
  • Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong Tháng 11 (theo Bộ Công Thương) ở mức 1.599 tr. kWh, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện); chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa lớn nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa; theo dõi tình hình mưa bão và chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được EVN giao.
  • Tiếp tc thực hiện các biện pháp phòng, chống dch bnh Covid-19 và tổ chức hoạt động SXKD phù hp với Nghquyết số 128/NQ-CP của Chính phvthích ứng an toàn, linh hot, kiểm soát hiu qudch bnh COVID-19.
   2. Về các dự án nguồn
  • Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Tiếp tục triển khai công tác GPMB (đợt 2) và hiệu chỉnh HSMT EPC.
  • Dự án Điện gió Hướng Phùng 1: Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục phụ; triển khai công tác GPMB tại các vị trí móng trụ tuabin gió và các hạng mục TBA 22/110 kV, đường dây 110 kV, tuyến đường vận hành và hiệu chỉnh HSMT EPC.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Hoàn tất thẩm tra và trình phê duyệt TKBVTC, hng mc Đưng vn hành (GĐ2) đng thời phi hp Tư vn thực hin quyết toán công trình theo quy đnh.
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Phối hợp với Tư vấn lập hồ sơ FS cho dự án.
   3. Công tác cổ phần hóa
  • Hoàn tất LCNT thực hiện gói thầu TV-03 “Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần”.
  • Tiếp tục thc hin công tác quyết toán chi phí CPH Công ty mẹ - EVNGENCO2./.
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây