Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

Thông cáo báo chí tình hình thực hiện SXKD và ĐTXD tháng 8/2022 và kế hoạch tháng 9/2022 của EVNGENCO2



 
image 20220909095135 1
 
Cần Thơ, ngày 09 tháng 9 năm 2022
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 8 
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022
------------------------
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 8/2022:
 
1. Kết quả sản xuất kinh doanh
 
a. Sản lưng đin sn xut tháng 8/2022: toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.559,35 tr.kWh, đạt 132,26% kế hoạch tháng, tăng 14,62% so với cùng kỳ 2021. Trong đó: khối thủy điện thực hiện được 690,63 tr.kWh, đạt 154,16% kế hoạch tháng, tăng 82,20% so với cùng kỳ 2021; khối nhiệt điện than thực hiện được 861,65 tr.kWh, đạt 117,87% kế hoạch tháng, giảm 11,68% so với cùng kỳ năm 2021; Điện mặt trời Thác Mơ thực hiện được 5,61 tr.kWh, giảm 3,39% so với cùng kỳ năm 2021 và Khối nhiệt điện dầu thực hiện được 1,47 tr.kWh.

b. Sản lượng điện sản xuất lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2022: toàn EVNGENCO2 thực hiện được 10.830,16 tr.kWh, đạt 103,48% kế hoạch 08 tháng, đạt 68,19% kế hoạch năm, tăng 10,64% so với cùng kỳ 2021.

Nhìn chung, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của A0.
2. Tình hình triển khai các dự án nguồn điện
  • TĐ Trung Sơn: Hiện đang phối hợp với các bên liên quan thực hiện xử lý các kiến nghị của KTNN.
  • Thủy điện Sông Bung 2: quyết toán hoàn thành giai đoạn cuối đã được EVNGENCO2 trình EVN.
  • Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1: Tiếp tục triển khai và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Hiện đang triển khai thi công hạng mục Đường vận hành (giai đoạn 2), đồng thời phối hợp với Tư vấn thực hiện quyết toán giai đoạn 1 theo quy định.
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Hiện Tư vấn đang thực hiện hiệu chỉnh FS theo các ý kiến của Tổng công ty.
  • DánXây dng trscơ quan Tng công ty Phát đin 2 - CTCP ti thành phCần T: Tổng công ty đang tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.
  •  
II. KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022:
 
1. Về sản xuất điện
  • Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 9 (theo Bộ Công Thương) ở mức 1.096 tr.kWh, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện); chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 được EVN giao. Tổng công ty sẽ yêu cầu các Đơn vị tăng cường theo dõi tình hình mưa bão và chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Tiếp tục thực hiện tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh.
 
       2. Về các dự án nguồn
  • Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và điện gió Hướng Phùng 1: tiếp tục thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án.
  • TĐ Trung Sơn: Tiếp tục phối hợp các bên liên quan thực hiện xử lý kiến nghị của KTNN.
  • Thủy điện Sông Bung 2: Phối hợp với Tư vấn làm việc với Tổ thẩm định EVN để quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
  • Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Tiếp tục triển khai thi công hạng mục Đường vận hành (GĐ2) đồng thời phối hợp Tư vấn thực hiện quyết toán dự án hoàn thành giai đoạn 1 theo quy định.
  • Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Tổ chức thẩm tra FS sau khi Tư vấn hoàn tất hiệu chỉnh.
  • Dự án “Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ”: thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định hiện hành.
 
       3. Các công tác khác: Tiếp tục thực hiện công tác quyết toán chi phí Cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO2.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây