Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2

Tổng kết tình hình thực hiện sản xuất tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 của EVNGENCO 2
Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2
I. Tình hình sản xuất điện tháng 8/2018
         1. Về sản xuất điện
          Sản lượng điện sản xuất thực hiện tháng 8/2018 của toàn EVNGENCO 2 đến hết ngày 31/8/2018 là 1.257,735 triệu kWh đạt 94,21% kế hoạch tháng. Sản lượng điện lũy kế của toàn EVNGENCO 2 thực hiện đến hết ngày 31/8/2018 là 11.953,652 triệu kWh, đạt 71,40% so với kế hoạch năm, tăng 5,14% so với cùng kỳ 2017.
          Các Đơn vị thủy điện đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn và tin cậy; thực hiện đúng quy định quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của A0, đảm bảo mục tiêu cấp nước hạ du và phòng chống lụt bão. Lưu lượng nước về các hồ tiếp tục tốt nên các nhà máy thủy điện có xu hướng khai thác cao, sản lượng điện phát trong tháng của Khối thủy điện vượt kế hoạch đề ra. Riêng khối Nhiệt điện than phát thấp so với kế hoạch do các tổ máy Nhiệt điện than hiện đang thực hiện sửa chữa lớn và khu vực miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa to, lũ nên A0 ưu tiên huy động các nhà máy thủy điện, giảm bớt xả thừa dẫn đến ngừng dự phòng một số tổ máy nhiệt điện than Đông Bắc.

        2. Về đầu tư & xây dựng
- TĐ Sông Bung 2: Tiếp tục thi công xử lý kỹ thuật hố móng ĐOAL (giai đoạn 2) và hoàn thiện hạng mục hầm dẫn dòng; TĐ Trung Sơn: do ảnh hưởng của mưa bão liên tục vào cuối tháng 08 và Nhà máy xả tràn liên tục từ giữa tháng 07 nên đã gây ra sạt trượt tại khu vực hạ lưu vai phải đập dâng. EVNGENCO 2 đã chỉ đạo Trung Sơn thực hiện các thủ tục để triển khai các công việc xử lý khẩn cấp, đồng thời phối hợp với Tư vấn thiết kế để rà soát, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý lâu dài cho khu vực hạ lưu vai phải.
- Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 1: Ban AOM hiện đang tiếp tục hoàn thiện dự toán và HSMT các gói thầu thuộc hạng mục Hệ thống điện nhà máy theo yêu  cầu của Tổng công ty; Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2:  EVNGENCO 2 đã hoàn tất thẩm định hồ sơ BCNCKT của Dự án.
- Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Đang thực hiện các bước chuẩn bị để phục vụ khởi công công trình chính: Khảo sát, lập thiết kế công trình chính; Thực hiện công tác đền bù, GPMB; Thi công rà phá bom mìn, vật nổ và đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục đường thi công vận hành.
- Điện gió Hướng Phùng 1: Hiện đang triển khai thực hiện công tác khảo sát, lập báo cáo ĐTM, BCNCKT cho Dự án theo hợp đồng đã ký kết.
 
3. Các nội dung, nhiệm vụ công tác khác
a) Công tác cổ phần hóa
- Tiếp tục triển khai các bước cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO 2, HĐTV EVN đã trình Bộ Công Thương về kế hoạch, tiến độ, chi phí CPH theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP và dự tính thời gian xác định giá trị doanh nghiệp.
          b) Công tác khác
- Đã hoàn tất xây dựng và trình EVN đề án ứng dụng công nghệ 4.0 của Tổng công ty theo đúng quy định. Đồng thời đã chính thức triển khai áp dụng hệ thống văn phòng điện tử trong toàn Tổng công ty.
- Lãnh đạo Tổng công ty đã tham dự Diễn đàn Năng lượng Việt Nam do Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ ngành liên quan tổ chức. Đã tham dự Hội thảo chuyên đề “Cung cấp nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện” do EVN phối hợp với JEPIC (Trung tâm Thông tin Điện lực Hải ngoại Nhật Bản) tổ chức.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018   
       1. Về sản xuất điện
Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 9/2018 theo Phương thức vận hành tháng của A0 ở mức 951,8 triệu kWh. Tổng công ty yêu cầu các Đơn vị tập trung thực hiện các công tác sau:
- Khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện, hạn chế xả thừa; đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương; Tiếp tục khẩn trương triển khai các công tác thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ các dự án nâng cấp và cải tạo môi trường.
- Sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong mùa mưa bão; Chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng và phương án vận chuyển dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố và thiên tai xảy ra.

       2. Triển khai các dự án
      2.1 Các công trình nguồn điện
- TĐ Sông Bung 2: Tiếp tục các công việc thi công xử lý kỹ thuật ĐOAL giai đoạn 2 để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định lâu dài cho công trình; TĐ Trung Sơn: Triển khai các công việc xử lý khẩn cấp sạt trượt vai phải hạ lưu đập dâng do ảnh hưởng của mưa bão.
- Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 1: Tiếp tục bám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án; Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Hoàn tất phê duyệt BCNCKT; Triển khai lập và phê duyệt KHLCNT cho toàn bộ Dự án; Tiếp tục triển khai công tác thu xếp vốn cho Dự án.
- Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Hoàn tất thẩm tra và phê duyệt TKKT-TDT công trình chính; Tiếp tục triển khai công tác khảo sát, lập thiết kế hạng mục Văn phòng điều hành công trường và Công trình cung cấp điện; Thi công rà phá bom mìn, vật nổ theo hợp đồng đã ký kết; Triển khai thi công hạng mục đường thi công vận hành.
- Dự án Điện gió Hướng Phùng 1: Tiếp tục triển khai thực hiện công tác khảo sát, lập BCNCKT của Dự án theo hợp đồng đã ký kết; Tổ chức lựa chọn nhà thầu thẩm tra BCNCKT.

      3. Các nhiệm vụ khác
       a) Công tác cổ phần hóa
Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý đối với tài sản, chuẩn bị hồ sơ để phục vụ việc XĐGTDN ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.
       b) Các công tác khác
- Tổ chức Hội nghị công tác quản lý môi trường năm 2018 tại Trụ sở QLVH các Nhà máy Thủy điện thuộc EVNGENCO 2 ở TP Đà Nẵng; Tiếp tục nghiên cứu thị trường bán buôn điện cạnh tranh để chủ động tham gia trong năm 2019.
- Hoàn tất các thủ tục để ký hợp đồng ủy quyền với Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại các CTCP, công ty TNHH MTV sau khi được EVN thông qua.
- Tiếp tục triển khai hệ thống văn phòng điện tử và tăng cường sử dụng các phần mềm dùng chung (HRMS; QLĐTXD;...); Tiếp tục hoàn thiện các bài giảng E-Learning theo đúng quy định.
- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân dịp Tết trung thu 2018.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Quan hệ cộng đồng) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: evngenco2@gmail.com 
Điện thoại: 0292.6517.196;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây