Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2

Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2

              
           TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
          TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
 

Thông cáo báo chí về tình hình SXKD-ĐTXD tháng 06/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 7/2020

 
1. Tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh trong tháng 06/2020

Sản lượng điện lũy kế của toàn EVNGENCO 2 thực hiện đến hết ngày 30/6/2020 là 9.376,904 triệu kWh, đạt 48,51% kế hoạch năm, tăng 10,67% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, Khối thủy điện HTPT và 100% vốn thực hiện: 491,420 triệu kWh, đạt 21,62% kế hoạch năm, giảm 17,53% so với cùng kỳ 2019; Khối thủy điện các CTCP thực hiện: 471,151 triệu kWh, đạt 30,46% kế hoạch năm, giảm 11,89% so với cùng kỳ 2019; Khối nhiệt điện than thực hiện: 7.845,887 triệu kWh, đạt 56,21% kế hoạch năm, tăng 11,88% so với cùng kỳ 2019; Khối nhiệt điện dầu thực hiện 568,447 triệu kWh, đạt 36,65 kế hoạch năm.

Nhìn chung về tình hình thủy văn trong tháng 6/2020, lưu lượng nước về các hồ thủy điện của Tổng công ty vẫn rất kém, hầu hết đều thấp hơn giá trị TBNN. Ngoại trừ, hồ thủy điện Sông Ba Hạ có lưu lượng nước về ở mức tốt với tần suất 54% thì đối với các hồ thủy điện còn lại của Tổng công ty có lưu lượng nước về rất kém dao động ở mức tần suất 75% - 99%. Trước tình hình thủy văn hiện nay, các nhà máy thủy điện của Tổng công ty chủ yếu khai thác hạn chế, đảm bảo ràng buộc về yêu cầu cấp nước hạ du của các địa phương.

Công tác đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất điện vẫn luôn được EVNGENCO 2 xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để đảm bảo lượng than phục vụ sản xuất điện trong các tháng mùa khô năm 2020, EVNGENCO 2 tiếp tục chỉ đạo các Đơn vị làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo đủ than phục vụ sản xuất điện trong mùa khô năm 2020. Theo phương thức vận hành của A0 thì khối nhiệt điện dầu dự kiến không có sản lượng huy động trong tháng 06/2020.

Về đầu tư và xây dựng: TĐ Trung Sơn trong tháng 06/2020, tổ công tác EVNGENCO 2 đã hoàn tất kiểm tra báo cáo quyết toán (trước kiểm toán) do TSHPCo đệ trình và đang yêu cầu TSHPCo phối hợp với đơn vị kiểm toán hoàn thiện một số nội dung để phát hành báo cáo quyết toán (sau kiểm toán) trình EVN xem xét, phê duyệt. TĐ Sông Bung 2: Hiện đang tiếp tục tập trung công tác quyết toán giai đoạn 2 và thực hiện các nội dung kiến nghị còn lại của KTNN. Tổng công ty chỉ đạo Ban ASB2 khẩn trương hoàn thành dứt điểm các nội dung vướng mắc và trình báo cáo quyết toán (phần khối lượng còn lại) trước ngày 31/07/2020. Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Hiện đang phối hợp với Tư vấn để hiệu chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh công suất trụ tuabin gió), đồng thời hiệu chỉnh HSMT gói thầu EPC của Dự án. Về phương án đấu nối của Dự án: Ngày 25/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 795/TTg-CN về thông qua bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực, trong đó có dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2. Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Đang triển khai công tác bê tông thân đập, mặt cong đập tràn, tường thượng lưu đập đạt 62% khối lượng; đồng thời đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công đào hầm dẫn nước (Khối lượng đào hầm ở 2 mũi thi công đến nay được 1.977/TK 2.385md, đạt 83%), đào đất đá Kênh dẫn đạt 80% khối lượng. Dự án điện gió Hướng Phùng 1: Hiện đang phối hợp với Tư vấn để hiệu chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh công suất trụ tuabin gió), đồng thời hiệu chỉnh HSMT gói thầu EPC của Dự án. Ngày 03/7/2020, Tổng công ty đã có quyết định phê duyệt đề cương - dự toán hiệu chỉnh BCNCKT, đề nghị Ban ASB2 khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo tiến độ dự án. Về hạng mục Đường dây đấu nối 110 kV Hướng Phùng - Lao Bảo hiện đang phát hành HSMT gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế hạng mục Đường dây đấu nối Hướng Phùng - Lao Bảo (dự kiến đóng thầu vào ngày 15/7/2020). Về hạng mục phụ vẫn tiếp tục triển khai thi công hạng mục Đường TCVH, Cấp điện thi công theo các hợp đồng đã ký kết. Tiếp tục thực hiện công tác đền bù, GPMB. Ngày 16/6/2020, Hội đồng thành viên EVN đã có Nghị quyết số 322/NQ-HĐTV về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B và Nghị quyết số 319/NQ-HĐTV v/v giao EVNGENCO 2 nghiên cứu, đầu tư các dự án nguồn điện mới, hiện Tổng công ty đang phối hợp làm việc với Viện Năng lượng để thực hiện các thủ tục bổ sung quy hoạch các dự án mới vào Quy hoạch điện VIII.
Về công tác cổ phần hóa (CPH): Ngày 03/7/2020, Hội đồng thành viên EVN đã ban hành Nghị quyết số 367/NQ-HĐTV thông qua Phương án Cổ phần hóa Công ty Mẹ EVNGENCO 2, theo đó EVNGENCO 2 sẽ tiếp tục phối hợp với Tư vấn/Tổ giúp việc CPH hoàn thiện Phương án CPH và thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Các công tác khác:

Hoàn tất trình EVN về KH 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty và đã làm việc với Đoàn công tác EVN về giám sát tổ chức thực hiện KH 5 năm giai đoạn 2016-2020 trong tháng 06. Hoàn tất ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tổng công ty, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện. Hoàn tất các đợt kiểm tra trước mùa lũ về công tác AT-VSLĐ, PCCC & CNCH, PCTT & TKCN đối với các đơn vị thủy điện và Công ty NĐCT. Hoàn tất thi công, lắp đặt các dự án đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống tự động hóa điều khiển và hệ thống công nghệ thông tin.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ trong tháng 07/2020

Trong tháng 07/2020, với sản lượng điện sản xuất dự kiến ở mức 1.488 triệu kWh EVNGENCO 2 sẽ tập trung tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy, huy động của điều độ Quốc gia, đảm bảo khả dụng các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện). Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của A0. Phối hợp tổ giúp việc hoàn thiện Phương án cổ phần hóa, trình Ban chỉ đạo thông qua để báo cáo Ủy ban trong tháng 7/2020, đảm bảo trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đúng tiến độ. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai 02 dự án CNTT còn lại (Dự án Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc và Chuyển đổi giao thức SCADA). Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 được Tập đoàn giao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com 
Điện thoại: 0292.6517.196;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây