Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về tình hình SXKD-ĐTXD Quý I/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ Quý II/ 2019

1. Tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh trong Quý I/2019 Về sản xuất điện: Quý I năm 2019, tổng sản lượng điện sản xuất EVNGENCO 2 là 3.558,398 triệu kWh đạt 89,65% kế hoạch quý, đạt 20,36% so với kế hoạch năm 2019, giảm 19,8% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, khối thủy điện HTPT & 100% vốn thực hiện được 267,388 triệu kWh; Khối thủy điện các CTCP đạt 244,711 triệu kWh; Khối nhiệt điện đạt 3.046,299 triệu kWh. Các tổ máy phát điện trong Tổng công ty hoạt động ổn định và có độ khả dụng cao. Công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh, phòng chống cháy nổ được đảm bảo
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về tình hình SXKD-ĐTXD Quý I/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ Quý II/ 2019
Nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2019 của EVNGENCO 2 là đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất của các nhà máy nhiệt điện than để đáp ứng nhu cầu cao của hệ thống trong mùa khô 2019. Tổng công ty đã chỉ đạo Người đại diện tại Công ty CP NĐ Hải Phòng và Công ty CP NĐ Phả Lại tiếp tục thực hiện mua than của TKV và Tổng công ty Đông Bắc để đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện (bao gồm khối lượng than pha trộn). 

Đồng thời, EVNGENCO 2 đang thực hiện ký kết các hợp đồng trung, dài hạn để đảm bảo cấp đủ than vận hành trong năm 2019 và giai đoạn tiếp theo. Để đa dạng nguồn cung, đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất, EVNGENCO 2 đang tích cực thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai đốt thử nghiệm than nhập khẩu tại các NMNĐ Phả Lại, Hải Phòng. 

Về công tác đầu tư - xây dựng (ĐTXD):
Về công tác triển khai đầu tư các dự án mới, đến nay đã hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư cho Dự án điện gió Hướng Phùng 1, hiện đang hoàn thiện KHLCNT (đợt 1);
 Đối với Dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du, đang triển khai ở giai đoan thực hiện dự án, cụ thể: đang tổ chức đánh giá lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục công trình chính, dự kiến sẽ hoàn tất lựa chọn nhà thầu và khởi công công trình chính trong tháng 4/2019, tiếp tục thực hiện các công tác đền bù, GPMB và triển khai thi công các hạng mục phụ (đường thi công vận hành, công trình cung cấp điện, văn phòng điều hành công trường). Dự án dự kiến khởi công công trình chính trong Quý II/2019.

Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công đường thi công vận hành và đã ký hợp đồng triển khai thực hiện, hoàn tất phê duyệt HSYC gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ và HSMT gói thầu hệ thống điện phục vụ thi công, đang tiếp tục thực hiện các thủ tục LCNT, đồng thời đang tiếp tục phối hợp với địa phương thực hiện công tác đền bù, GPMB.

Công tác Cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ - EVNGENCO 2:    
Đối với công tác CPH, ngày 06/03/2019, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO 2, BCĐ đã họp phiên đầu tiên và thành lập Tổ giúp việc BCĐ cổ phần hóa. Tổ giúp việc đã lấy ý kiến thông qua các nội dung dự thảo Kế hoạch tiến độ CPH; Dự toán chi phí CPH; KHLCNT, HSMT và dự toán gói thầu TV-01 Tư vấn XĐGTDN; dự thảo Quy chế làm việc của Tổ giúp việc. Hiện Tổ giúp việc đang tổng hợp các ý kiến để trình Hội đồng thành viên EVN, BCĐ, UBQLV xem xét, phê duyệt.

2.    Mục tiêu trong Quý II năm 2019
Quý II năm 2019, EVNGENCO 2 dự kiến sản lượng điện sản xuất ở mức 4794 triệu kWh. Các Nhà máy Thủy điện được giao nhiệm vụ khai thác tối ưu nguồn nước, thực hiện quy trình điều tiết liên hồ chứa, đáp ứng yêu cầu điều tiết lũ và cấp nước cho hạ du. Đối với các Nhà máy Nhiệt điện, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác quản lý vận hành; đánh giá, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế- Kỹ thuật và bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp trong Đề án nâng cao độ tin cậy vận hành và hiệu suất các tổ máy nhiệt điện giai đoạn 2019-2020.

 Về các dự án nguồn: Tiếp tục tập trung thi công, hoàn thành các mục tiêu tiến độ Quý II/2019, trong đó một số công trình điển hình như sau: Hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục công trình chính và khởi công Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du; Hoàn tất lựa chọn tư vấn và triển khai khảo sát, thiết kế các hạng mục phụ dự án điện gió Hướng Phùng 1; Công Hải 1 - GĐ 2. Hoàn thành quyết toán các dự án hoàn thành như: Thủy điện Trung Sơn (phần còn lại); Thủy điện Sông Bung 2.

Về công tác CPH: Trình UBQLV phê duyệt Kế hoạch tiến độ cổ phần hóa, Dự toán chi phí CPH, hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả LCNT để trình BCĐ, UBQLV xem xét, phê duyệt; Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ phục vụ XĐGTDN, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý đối với tài sản phục vụ công tác CPH Công ty mẹ - EVNGENCO 2;
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Quan hệ cộng đồng) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: qhcdgenco2@gmail.com 
Điện thoại: 0292.6517.196;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây