Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

Thủy điện Trung Sơn tiếp tục đại tu tổ máy H3 theo phương pháp RCM

Trong năm 2023, Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Trung Sơn (TSHPCo) tiếp tục triển khai và thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong phương án sửa chữa bảo dưỡng, đại tu tổ máy. Theo đó, TSHPCo đang triển khai đại tu tổ máy H3 theo phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM (Reliability Centered Maintenace) trên cơ sở kế hoạch được duyệt của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) từ ngày 06/02/2023 đến ngày 07/03/2023.
image 20230301143459 1
Kiểm tra, bảo dưỡng các ổ của tổ máy H3

Công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, đặc biệt là sửa chữa lớn (SCL) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tổ máy phát điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, đạt hiệu suất cao, đáp ứng yêu cầu huy động của A0; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng trước mùa lũ. Với kinh nghiệm được rút ra từ việc đại tu các tổ máy H1-H2 theo phương pháp RCM trong năm 2022, tin rằng công tác đại tu tổ máy H3 sẽ hoàn thành và đạt kết quả yêu cầu trước kế hoạch đề ra.

Để triển khai công tác SCL tổ máy H3 năm 2023,  Công tác đại tu thiết bị tổ máy H3 được thực hiện theo phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM, là một quá trình đảm bảo các nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đảm bảo độ tin cậy của thiết bị và an toàn.

Các hạng mục đại tu tổ máy H3 bao gồm: Sửa chữa, bảo dưỡng khối thiết bị của tổ máy, tính từ cửa nhận nước đến cửa xả hạ lưu, ngăn lộ trạm phân phối 220 kV và khoảng vượt… ; thí nghiệm và sửa chữa các tồn tại khiếm khuyết của hệ thống thiết bị được phát hiện trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình dừng tổ máy kiểm tra. Các khối lượng này do lực lượng kỹ thuật của TSHPCo phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật (DVKT) – Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương đang triển khai từ ngày 06/02/2023 và thực hiện theo phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM, phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống/thiết bị để lựa chọn cách thức bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy cho nhà máy thủy điện.
 
image 20230301143459 2
Thí nghiệm máy biến áp T3

Trên cơ sở kinh nghiệm của đại tu các tổ máy H1-H2 năm 2022; TSHPCo đã chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị chính và phối hợp với Nhà thầu dịch vụ (Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương) bố trí đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, dụng cụ thi công phù hợp cho công tác đại tu tổ máy H3, nhằm đảm bảo đúng tiến độ và hoàn thành công tác đại tu tổ máy H3 trước kế hoạch được giao.

Quốc Đạt - TSHPCo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây