Tổng công ty Phát điện 2

https://evngenco2.vn

Nhà máy Thủy điện A Vương: Vượt tiến độ sửa chữa các Tổ máy H1, H2

Với nỗ lực phấn đấu sửa chữa các Tổ máy H1, H2 đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ, an toàn trong lao động, Nhà máy Thủy điện A Vương thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã hoàn thành công tác sửa chữa, vượt tiến độ 4 ngày 16 giờ so với kế hoạch, đưa các tổ máy về trạng thái khả dụng, phát điện hòa lưới Quốc gia.
 
Vệ sinh, bảo dưỡng, thí nghiệm thiết bị Máy biến áp T1

Nhà máy Thủy điện A Vương (NMTĐ A Vương) tổ chức sửa chữa định kỳ các Tổ máy H1, H2 trong tháng 8/2023, với mục tiêu: luôn duy trì ít nhất 01 Tổ máy ở trạng thái khả dụng, sẵn sàng tham gia phát điện khi có huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện; Đặc biệt cung cấp điều tiết nước cho hạ du; Thực hiện công tác sửa chữa các Tổ máy theo kế hoạch và phương án kỹ thuật đã được phê duyệt, đảm bảo thiết bị Nhà máy luôn vận hành tin cậy, an toàn và hiệu quả.
          
Từ ngày 10 - 12/8/2023, NMTĐ A Vương thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trước mùa mưa bão, kết hợp kiểm tra chuyên sâu máy cắt đầu cực 902 của Tổ máy H2 và đưa vào vận hành vượt kế hoạch là 1 ngày 8 giờ . Tiếp đó, tiểu tu Tổ máy H1 từ ngày 14 - 23/8/2023, theo phương án kỹ thuật sửa chữa RCM, kết hợp kiểm tra chuyên sâu máy cắt đầu cực 901. Kết quả đã đưa vào vận hành vượt tiến độ 3 ngày 8 giờ.
  
Hình 1: Bảo dưỡng, sửa chữa thay phớt Secvo điều khiển cánh hướng tuabin Tổ máy H1
Hình 2: Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế bơm động cơ hệ thống cấp nước kỹ thuật

Hầu hết các công việc sửa chữa thiết bị NMTĐ A Vương được các kỹ sư, công nhân trong Đơn vị tự thực hiện, tiến hành xây dựng quy trình phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống/thiết bị để lựa chọn phương án sửa chữa bảo dưỡng. Từ đó xác định được khối lượng cần sửa chữa, lập phương án kỹ thuật sửa chữa hằng năm theo phương pháp sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM (Reliability Centered Maintenace) và được tổ chức thực hiện đúng theo lộ trình chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2). Các hạng mục sau sửa chữa theo RCM đạt độ ổn định vận hành, tin cậy, hiệu quả. Đến nay, NMTĐ A Vương đã hoàn thành tất cả hạng mục tiểu tu thiết bị cơ khí thủy công: Đập tràn, Cửa nhận nước, đường ống áp lực và các hệ thống công nghệ phụ trợ Nhà máy trước mùa mưa bão năm 2023.
 
Bảo dưỡng Máy cắt kích từ Tổ máy H1-NMTĐ A Vương
 
Việc hoàn thành công tác sửa chữa các Tổ máy H1, H2 vượt tiến độ 4 ngày, 16 giờ so với kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, kế hoạch được EVNGENCO2 phê duyệt và trước mùa mưa bão có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Các Tổ máy được đưa về trng thái khả dụng, sẵn sàng tham gia phát điện lên lưới điện Quốc gia khi có huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện. Đồng thời cung cấp nước cho hạ du vào thời điểm lúa trổ đòng như hiện nay.
 
505AD029 433E 4347 AB63 2DE81BA33502
 Hình 1: Thay thế 03 TU-C21A, Trạm phân phối 220 kV - NMTĐ A Vương
Hình 2: Vệ sinh, bảo dưỡng, thí nghiệm các thiết bị Trạm phân phối 220 kV - NMTĐ A Vương
Phòng HCLĐ + PXSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây